Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin

http://hatucoal.vn

Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Vũ Anh Tuấn kiểm tra sản xuất, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho Công ty CP Than Hà Tu - Vinacomin

Sáng ngày 5/9, Phó TGĐ Tập đoàn, Giám đốc Trung tâm ĐHSX tại Quảng Ninh Vũ Anh Tuấn đã đi kiểm tra sản xuất, công tác phòng chống bão số 3 và làm việc với Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin. Cùng đi có Ban SXT, KCM, VP Tập đoàn…
Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Vũ Anh Tuấn kiểm tra sản xuất, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho Công ty CP Than Hà Tu - Vinacomin
tg vat kt ht 02
Phó TGĐ Tập đoàn, Giám đốc Trung tâm ĐHSX tại Quảng Ninh Vũ Anh Tuấn kiểm tra sản xuất và chỉ đạo tại khai trường

Theo báo cáo của đơn vị, kế hoạch năm 2024, Công ty Cổ phần Than Hà Tu đặt mục tiêu sản xuất 2,7 triệu tấn than nguyên khai; sản lượng bốc xúc đất đá 44 triệu m3; than tiêu thụ hơn 2,8 triệu tấn; doanh thu than 5.182 tỷ đồng. Để hoàn thành thành kế hoạch, Công ty đã bám sát chỉ đạo điều hành của TKV, xây dựng phương án điều hành sản xuất, kinh doanh, phát động “Chiến dịch thi đua lao động sản xuất 120 ngày đêm hoàn thành phương án hạ moong và kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024” với mục tiêu kết thúc 6 tháng đầu năm sản lượng than nguyên khai đạt từ 1,7-1,8 triệu tấn. 
 
tg vat kt ht 03
Phó TGĐ Tập đoàn, Giám đốc Trung tâm ĐHSX tại Quảng Ninh Vũ Anh Tuấn chủ trì làm việc với Than Hà Tu
 

Với những biện pháp chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Công ty và tinh thần thi đua lao động sản xuất với quyết tâm cao của tập thể cán bộ, CNLĐ, tranh thủ thời tiết thuận lợi trong những tháng đầu năm, thực hiện chiến dịch thi đua 120 ngày đêm, các chỉ tiêu đều vượt kế hoạch đề ra. Kết quả 6 tháng đầu năm, Than Hà Tu hoàn thành các chỉ tiêu như đất đá CBSX đạt gần 23,7 triệu m3, bằng 53,9% KH năm; than nguyên khai khai thác đạt trên 1,7 triệu tấn, bằng 64% KH năm; than tiêu thụ trên 1,55 triệu tấn, bằng 55,4% KH năm; doanh thu 2.808 tỷ đồng, bằng 54,2% KH năm.

Bước vào thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm, điều kiện thời tiết không thuận lợi, đặc biệt cuối tháng 6 và trong các tháng 7,8 lượng mưa lớn kéo dài, lượng nước moong dâng cao; công tác GPMB còn vướng mắc dẫn đến không mở rộng được không gian khai thác, thiếu diện đổ thải... đã ảnh hưởng đến sản xuất của Công ty. Do đó, kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD trong tháng 7, 8/2024 của Công ty gặp nhiều khó khăn, không đạt kế hoạch đề ra, ảnh hưởng đến kết quả SXKD chung của 8 tháng đầu năm 2024 với kết quả bóc xúc đất đá đạt gần 25,7 triệu m3, bằng 58,5% KH năm; than nguyên khai khai thác đạt trên 1,789 triệu tấn, bằng 66,2% KH năm; than tiêu thụ trên 1,730 triệu tấn, bằng 63,4% KH năm…, Đối với công tác thoát nước moong, hiện tại Công ty đang huy động tối đa 11 hệ thống bơm hoạt động liên tục để bơm hạ nhanh mực nước moong. 

 

tg vat kt ht 04
Q. Giám đốc Công ty CP Than Hà Tu Nguyễn Quang Quảng báo cáo tình hình sản xuất, công tác PCMB, kế hoạch, biện pháp chỉ đạo điều hành các tháng còn lại 2024
 
tg vat kt ht 05
Phó TGĐ Tập đoàn, Giám đốc Trung tâm ĐHSX tại Quảng Ninh Vũ Anh Tuấn chỉ đạo, Than Hà Tu tập trung sản xuất, hoàn thành toàn diện kế hoạch SXKD năm 2024, đảm bảo ATLĐ, môi trường

Kiểm tra sản xuất tại hiện trường và làm việc với Công ty CP Than Hà Tu, Phó TGĐ Tập đoàn, Giám đốc Trung tâm ĐHSX tại Quảng Ninh Vũ Anh Tuấn yêu cầu Công ty khắc phục ngay những tồn tại và xây dựng các giải pháp, nhiệm vụ để chỉ đạo, điều hành kế hoạch SXKD; Đối với kế hoạch 4  tháng còn lại, Công ty xây dựng kế hoạch, lịch biểu và tiến độ cụ thể để chỉ đạo quyết liệt hoàn thành kế hoạch hàng tháng. Xây dựng trình tự khai thác, đổ thải hợp lý tại các công trường, bám sát tiến độ huy động than từng tầng/khu vực phù hợp với tiến độ bơm thoát nước moong và xử lý bùn, nước; chủ động phòng chống, ứng phó bão số 3, đề phòng mưa lớn, kéo dài, lượng nước xuống moong nhiều; huy động tối đa hệ thống bơm thoát nước moong và bơm dự phòng, bố trí máy phát điện dự phòng để phục vụ bơm nước moong; tập trung xử lý nhanh bùn, nước đáy moong để khai thác đủ sản lượng than theo kế hoạch điều hành năm. Tăng cường phối hợp, bám sát các cơ quan chức năng để đẩy nhanh tiến độ GPMB dự án Bắc Bàng Danh. Tập trung chỉ đạo, điều hành đẩy mạnh sản xuất, đảm bảo an toàn lao động, phòng chống mưa bão, hoàn thành kế hoạch 4 tháng cuối năm và hoàn thành toàn diện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024. 
 
tg vat kt ht 06
Sản xuất trên khai trường Bắc Bàng Danh - Công ty CP Than Hà Tu

Nguồn tin: Truyền thông TKV: https://www.vinacomin.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây