Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin

http://hatucoal.vn

Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải làm việc với Công ty CP than Hà Tu

Sáng ngày 21/2, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải đã đi kiểm tra sản xuất và làm việc với Công ty CP than Hà Tu. Cùng đi và làm việc có Phó TGĐ Tập đoàn Nguyễn Ngọc Cơ; Phó TGĐ Tập đoàn, Bí thư Đảng ủy TQN Vũ Anh Tuấn cùng Văn phòng Tập đoàn, các Ban KCM, ĐT, KH, SXT, MT...
Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải làm việc với Công ty CP than Hà Tu

 

Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải làm việc với Công ty CP than Hà Tu

Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải và đoàn công tác đã đi kiểm tra tại hiện trường sản xuất than lộ thiên Dự án Bắc Bàng Danh. Đây là dự án có tổng mức đầu tư 2.564 tỷ đồng, công suất thiết kế 3,3 triệu tấn than/năm nhằm duy trì sản xuất của Công ty trong điều kiện năm 2019 kết thúc khai thác khu vực đáy moong Vỉa Trụ mức -200.

Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải làm việc với Công ty CP than Hà Tu

Tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt Công ty CP than Hà Tu, theo báo cáo của Q. Giám đốc Nguyễn Quang Quảng, năm 2019 thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn, Công ty đã tập trung thực hiện bóc đất để cải tạo lại hệ thống khai thác, bóc đất XDCB triển khai thực hiện Dự án Bắc Bàng Danh. Thực hiện kết luận của Tổng Giám đốc Tập đoàn tại thông báo số 48/TB-TKV ngày 18/3/2019, Công ty đã thực hiện bốc xúc đất XDCB của Dự án Bắc Bàng Danh với khối lượng năm 2019 đạt 10,1 triệu m3, dự kiến gói bóc đất XDCB này sẽ hoàn thành trong quý I/2020 và đã đẩy nhanh tiến độ được 02 tháng so với quy định. Đồng thời, tập trung năng lực đẩy mạnh tiến độ kết thúc moong Vỉa Trụ, tạo diện đổ thải cho Dự án Bắc Bàng Danh; đẩy mạnh bóc xúc đất đá XDCB và CBSX các tháng cuối năm tăng cao... Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2019 với các chỉ tiêu: sản xuất đạt 1,340 triệu tấn than; đất đá bóc tổng số 35,414 triệu m3; tiền lương bình quân đạt 10,886 triệu đồng/người-tháng, tăng 27,3% KH đầu năm và tăng 14,75 so với KH điều hành.

Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020 với khối lượng bóc đất lớn 47 triệu m3, than khai thác 1,250 triệu tấn, than chế biến lại 220.00 tấn... Dự kiến 02 tháng đầu năm, Công ty thực hiện bóc đất 7,493 triệu m3, đạt 15,95% KH điều hành; than khai thác 201.000 tấn, đạt 16,05% KHN... Công ty phấn đấu hoàn thành kế hoạch quý I/2020 và 6 tháng đầu năm phấn đấu đất bóc CBSX 21 triệu m3; đất XDCB 9,3 triệu m3; than khai thác 650-700 ngàn tấn, độ sâu moong -30m; than tiêu thụ trên 52% KHN; lợi nhuận trên 60% KHN và thu nhập của người lao động tăng ít nhất 5% so với KH.

Về việc triển khai Dự án Bắc Bàng Danh, tổng giá trị đầu tư thực hiện đến nay đạt 846,361 tỷ đồng, bằng 33% tổng mức đầu tư. Công tác bóc đất XDCB 19,3 triệu m3 chia làm 03 gói thầu. Gói thầu số 17 do Công ty thực hiện đã hoàn thành khối lượng 100.025 m3; Gói thầu số 18 do Liên danh nhà thầu thực hiện từ 20/5/2019 đến 18/2/2020 đạt 11,3 triệu m3, đạt 81,22% KH; Gói thầu số 19 khối lượng bóc xúc dự kiến 5,3 triệu m3 hiện đang làm thủ tục và thực hiện các bước để lựa chọn nhà thầu thi công. Dự kiến 6 tháng đầu năm 2020 sẽ hoàn thành khối lượng 19,3 triệu m3 bóc đất XDCB của dự án. Đồng thời, thực hiện công tác thuê đất, giải phóng mặt bằng theo quy định...

Tại buổi làm việc, lãnh đạo và các Ban chuyên môn Tập đoàn đánh giá cao Công ty đã triển khai thực hiện chỉ đạo của Tổng Giám đốc Tập đoàn tại thông báo số 48/TB-TKV ngày 18/3/2019, đã có nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch. Đặc biệt là công tác bóc xúc đất đá đã hoàn thành khối lượng lớn trên 35 triệu m3. Đồng thời, cải tạo hệ thống khai thác, hệ thống đường mỏ, điều kiện kỹ thuật để hình thành mỏ khai thác lộ thiên công suất lớn. Cùng với cải tạo các điều kiện kỹ thuật, đã đầu tư thiết bị công suất lớn nên đã nâng cao năng suất, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch. Về kế hoạch 2020 và các năm tiếp theo, Công ty cần đẩy mạnh sản xuất khai thác tối đa trước mùa mưa, chú trọng công tác môi trường, quan tâm đào tạo công nhân kỹ thuật, chuẩn bị nguồn nhân lực, tiếp tục thực hiện tốt đoàn kết nội bộ, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu...

Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải làm việc với Công ty CP than Hà Tu

Phát biểu kết luận, Tổng Giám đốc Đặng Thanh Hải bày tỏ sự vui mừng với thành tích đạt được trong SXKD năm 2019 và thực hiện Dự án Bắc Bàng Danh. Đây là kết quả của sự đoàn kết nội bộ, sự chỉ đạo của Tập đoàn đã kịp thời đánh giá khó khăn, hỗ trợ cho đơn vị, cùng với Công ty có những giải pháp đạt hiệu quả nên đã thay đổi lớn về công tác kỹ thuật, về chất lượng đường mỏ là khâu quan trọng trong sản xuất lộ thiên. Cùng với đó, đã thực hiện tốt công tác quản trị chi phí, xây dựng được kế hoạch dài hạn... Thời gian tới, Công ty tiếp tục tập hợp và phát huy các nguồn lực, đề ra các giải pháp và quyết liệt thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch, tăng sản lượng khi có yêu cầu. Là đơn vị sản xuất lộ thiên lớn, do vậy phải đảm bảo công tác môi trường trong sản xuất; chủ động, tích cực phòng chống dịch Covid-19, không để ảnh hưởng đến sản xuất; chuẩn bị các điều kiện và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025; tổ chức các hoạt động chào mừng 60 năm ngày thành lập Công ty 01/8 (1960-2020)...

Nguồn tin: Vinacomin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây